yd2333云顶电子游戏(CHN)有限公司-Sogou百科

杭州yd2333云顶电子游戏工程造价咨询有限公司【官网】 杭州yd2333云顶电子游戏工程造价咨询有限公司【官网】

您的位置:

首页 > 杭建动态 > 公司动态 > 正文

招标公告

发布日期:2024-06-27

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定,杭州yd2333云顶电子游戏工程造价咨询有限公司受宁波和丰城市服务有限公司委托,现就宁波模具产业园区一期渗漏水维修工程进行招标采购。

一、项目编号:HJNH-2024-049(代)

二、采购方式:分散采购

三、招标范围、服务期限及服务内容:

1、招标范围:宁波模具产业园区一期渗漏水维修工程。

2、服务期限:自合同签订后四个月内完成,并经甲方验收通过。

3、服务内容:详见采购内容与要求。

四、本项目最高限价:人民币937649元。

、合格供应商的资格要求(本项目采用资格后审):

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件:

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

(二)特定条件:

1、投标人具有建筑工程施工总承包三级及以上资质;

2、投标人具备有效的建筑施工企业安全生产许可证;

3、投标人配备的项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上(不含临时)建造师注册证书并取得《项目负责人安全生产考核合格证书》。

(三)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(四)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料);

(五)本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的发售:

1、发售时间:2024 6  27  2024 7  2 ,每天上午08:3011:30,下午14:0017:00(北京时间)。

2、发售地点:杭州yd2333云顶电子游戏工程造价咨询有限公司(宁海县天明东路345号)售价:招标文件500元人民币,售后不退。如需邮购,请与杭州yd2333云顶电子游戏工程造价咨询有限公司联系。联系人:胡一鸣  联系电话/传真:0574-65250082邮箱:2788349300@qq.com  本公司不对邮寄过程中的遗失负责。

购买招标文件时必须提供的资料:

     1、有效的营业执照复印件或登记证书副本复印件(加盖公章);

     2、投标人信息(名称、地址、联系人、联系方式、邮箱等)(加盖公章)。

七、投标截止及开标时间:2024年  7  月4日14:30

八、开标地点:宁波和丰城市服务有限公司。

九、投标文件递交方式:密封装袋加盖公章后直接送达现场。

十、业务咨询

采购单位:宁波和丰城市服务有限公司

联系人:竺经理

电话:18858460789

招标代理:杭州yd2333云顶电子游戏工程造价咨询有限公司

联系人:胡一鸣

电话:0574-65250082

【网站地图】【sitemap】